<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html lang="de-DE" xml:lang="de-DE" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. &gt;&gt; adopted for V-Modell-XT &lt;&lt; 0.4.1a. See http://www.hj-gym.dk/~hj/writer2latex for more info. -->
  <head profile="http://dublincore.org/documents/dcq-html/">
    <title>Risiken managen</title>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
    <link href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" rel="schema.DC" />
    <meta content="Vassilis Rizopoulos" name="DC.creator" />
    <meta content="2007-10-10T09:33:39" name="DC.date" />
    <meta content="de-DE" name="DC.language" />
    <link href="exportfiles/style.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" />
  </head>
  <body id="toc628">
    <div id="header">
      <div class="up">[<a href="2695fb673beb99.html">Hoch</a>] [<a href="Projekt-V-Modell-XT.html">Anfang</a>] [<a href="e553fb2f37a148.html">Zurueck</a>] [<a href="caaff6cc973a5b.html">Weiter</a>] [<a href="11385fdbde3d712.html">Ende</a>] [<a href="Projekt-V-Modell-XT.html">Inhalt</a>] </div>
      <div class="down">
        <hr />
      </div>
    </div>
    <div dir="ltr" id="content">
      <h1><span class="SectionNumber">6 </span>Teil 6: <a id="ref11432f7a07f9a6a"></a>V-Modell-Referenz Aktivitäten</h1>
      <h2><span class="SectionNumber">6.3 </span><a id="ref3ad3fbe856ba00"></a>Aktivitäten</h2>
      <h3><span class="SectionNumber">6.3.2 </span><a id="ref2695fb673beb99"></a>Planung und Steuerung</h3>
      <h4><span class="SectionNumber">6.3.2.6 </span><a id="ref138b1f69f1979c1"></a>Risiken managen</h4>
      <table cellspacing="0" id="Table2377Ctable" style="margin-top:0;margin-bottom:0;border-collapse:separate;border-spacing:0;table-layout:fixed">
        <tbody>
          <tr>
            <td class="first" style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTStandard">Produkt:</p>
            </td>
            <td style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTStandard">
                <a href="10e55f684ea4d04.html#ref10e55f684ea4d04">Risikoliste</a>
              </p>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <p class="VModellXTHeading6">
        <b>Sinn und Zweck</b>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Das Risikomanagement ist präventiv und periodisch in regelmäßigen, möglichst kurzen Zeitabständen durchzuführen. Die Ergebnisse sind in der →<a href="10e55f684ea4d04.html#ref10e55f684ea4d04">Risikoliste</a> zu dokumentieren. Das Risikomanagement umfasst folgende Schritte:</p>
      <ul>
        <li>Risiken identifizieren, bewerten und Maßnahmen planen,</li>
        <li>Risiken überwachen und Wirksamkeit der Maßnahmen verfolgen.</li>
      </ul>
      <h5 id="toc629"><span class="SectionNumber">6.3.2.6.1 </span><a id="ref15244f6ccc6e03b"></a>Risiken und Maßnahmen identifizieren</h5>
      <table cellspacing="0" id="Table2387Ctable" style="margin-top:0;margin-bottom:0;border-collapse:separate;border-spacing:0;table-layout:fixed">
        <tbody>
          <tr>
            <td class="first" style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTStandard">Themen:</p>
            </td>
            <td style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTStandard">Risikoliste:<a href="10e55f684ea4d04.html#ref1a0af69f0ae718">Identifizierte Risiken</a>, Risikoliste:<a href="10e55f684ea4d04.html#ref331ff69f0b54dc">Maßnahmenplan</a></p>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <p class="VModellXTTextbody">Im Rahmen des Risikomanagements werden Risiken identifiziert und bewertet, sowie Maßnahmen geplant, mit denen auf bereits indentifizierte Risiken reagiert werden kann. Diese Aktivitäten werden im Folgenden beschrieben.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <b>Risiken identifizieren</b>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Mögliche neue Projektrisiken sind laufend, das heißt periodisch und/oder ereignisbedingt, während der Projektlaufzeit zu identifizieren, zum Beispiel bei Projektstart, Meilensteinen oder Phaseneintritten. Für die Identifizierung der Risiken zu bestimmten Zeitpunkten haben sich Risiko-Workshops bewährt. Bei diesen Workshops ist auf das Know-how von Experten und die Erfahrungen aus früheren Projekten zurückzugreifen. Um bei den Workshops das gesamte Spektrum potentieller Risiken zu erfassen, werden Fragenkataloge eingesetzt. Diese gliedern sich in unterschiedliche Themengebiete und Fragestellungen, wie:</p>
      <ul>
        <li>
          <p class="VModellXTTextbody">Zu erstellendes System / Technik / Technologie</p>
          <ul>
            <li>Sind die Anforderungen an das System stabil, klar und machbar?</li>
            <li>Sind die Schnittstellen des Systems präzise?</li>
            <li>Ist das System testbar?</li>
            <li>Wird eine neue Technologie eingesetzt?</li>
          </ul>
        </li>
        <li>
          <p class="VModellXTTextbody">Prozesse / Tätigkeiten / Dokumente</p>
          <ul>
            <li>Ist der Entwicklungsprozess definiert und angemessen?</li>
            <li>Sind die Projektbeteiligten entsprechend ihrer Tätigkeiten geschult?</li>
            <li>Kennen alle Projektbeteiligten die Abläufe, Tätigkeiten und die erwarteten Ergebnisse?</li>
            <li>Sind die geplanten Termine realistisch?</li>
          </ul>
        </li>
        <li>
          <p class="VModellXTTextbody">Organisation / Arbeitsumgebung</p>
          <ul>
            <li>Sind genügend Mitarbeiter für die Abwicklung des Projektes verfügbar?</li>
            <li>Ist das notwendige Budget verfügbar?</li>
            <li>Bestehen Abhängigkeiten von →<a href="44e3fbda665f67.html#ref1183cfbe922211d">Unterauftragnehmer</a>n?</li>
            <li>Sind die benötigten Entwicklungsumgebungen vorhanden?</li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
      <p class="VModellXTTextbody">Die identifizierten Risiken sind in der →<a href="10e55f684ea4d04.html#ref10e55f684ea4d04">Risikoliste</a> zu dokumentieren.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">Sollen im Rahmen des Risikomanagements auch Chancen betrachtet werden (siehe →<a href="7d9bf684e9bf2c.html#ref7d9bf684e9bf2c">Projekthandbuch</a>), so können neben den Risiken auch Chancen identifiziert und in der →<a href="10e55f684ea4d04.html#ref10e55f684ea4d04">Risikoliste</a> dokumentiert werden. Chancen sind dabei analog zu den Risiken zu behandeln. Im Folgenden wird deshalb nur noch von Risiken gesprochen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <b>Risiken bewerten</b>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Für jedes identifizierte Risiko ist die Eintrittswahrscheinlichkeit (→<a href="44e3fbda665f67.html#ref1451ef82550a9ec">Risikowahrscheinlichkeit</a>) und die Schadenshöhe (→<a href="44e3fbda665f67.html#ref15aeff8254e0a91">Risikoschaden</a>) bei Eintritt des Risikos zu schätzen und daraus das →<a href="44e3fbda665f67.html#ref2c9ef82553d105">Risikomaß</a> zu berechnen. Es genügt dabei, Größenordnungen für die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Risikoauswirkungen anzugeben. Auf Basis des Risikomaßes und der Erfahrung wird das Risiko einer →<a href="44e3fbda665f67.html#ref15da1f82553072b">Risikoklasse</a> zugeordnet. Die Ergebnisse sind in die →<a href="10e55f684ea4d04.html#ref10e55f684ea4d04">Risikoliste</a> zu übernehmen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <b>Maßnahmen planen</b>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Um auf die identifizierten Risiken reagieren zu können, bevor sie zu einem Problem für das Projekt werden, sind Gegenmaßnahmen und Verantwortliche zu definieren sowie Aufwand und Termine für die Umsetzung dieser Maßnahmen zu planen. Abhängig von der Risikoklasse sind in einer Planungsrunde folgende Entscheidungen zu treffen und entsprechende Maßnahmen zu planen:</p>
      <ul>
        <li>Risiko vermeiden: Es sind präventive Maßnahmen wie Technologiewechsel zu planen und sofort zu starten.</li>
        <li>Risiko lindern oder minimieren: Es sind situationsabhängige Maßnahmen, wie Ausweichpläne, zu definieren. Dazu sind →<a href="44e3fbda665f67.html#ref1dd6f7a4be3794">Trigger</a>, zum Beispiel Terminverzug oder Mehrkosten, festzulegen, bei deren Eintreten mit der Durchführung der Maßnahmen zu beginnen ist.</li>
        <li>Risiko übertragen oder teilen: Hierbei ist das Risiko auf verschiedene Partner aufzuteilen oder ganz auf andere zu übertragen. Für die Übertragung der Verantwortung für ein Risiko ist üblicherweise eine Prämie an den Verantwortungsnehmer zu bezahlen. Eine weitere Möglichkeit sind Geldrückstellungen, zum Beispiel für Konventionalstrafen. Maßnahmen sind nur noch für das verbleibende Restrisiko zu planen.</li>
        <li>Risiko akzeptieren: In diesem Fall sind bewusst keine Maßnahmen zu planen und bei Eintritt die Folgen des Risikos zu tragen. Dies ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn der Aufwand für die Gegenmaßnahmen die verbleibende Schadenshöhe übersteigt. Es ist deshalb das nach Durchführung einer Maßnahme verbleibende →<a href="44e3fbda665f67.html#ref15911f825549c52">Restrisiko</a> durch die Daten →<a href="44e3fbda665f67.html#ref1451ef82550a9ec">Risikowahrscheinlichkeit</a>, →<a href="44e3fbda665f67.html#ref15aeff8254e0a91">Risikoschaden</a>, →<a href="44e3fbda665f67.html#ref2c9ef82553d105">Risikomaß</a> und →<a href="44e3fbda665f67.html#ref15da1f82553072b">Risikoklasse</a> zu bestimmen. Der Aufwand, der für die Durchführung der Maßnahme notwendig ist, sollte dabei nicht höher sein als die Differenz zwischen Risikomaß und Restrisikomaß. Bei Verzicht auf Gegenmaßnahmen ist zu prüfen, ob Geldrückstellungen, zum Beispiel für Konventionalstrafen, zu erfolgen haben.</li>
      </ul>
      <p class="VModellXTTextbody">Die Planungsdaten für die beschlossenen Gegenmaßnahmen sind in der →<a href="10e55f684ea4d04.html#ref10e55f684ea4d04">Risikoliste</a> zu dokumentieren und in den →<a href="aa41f684e9eaa2.html#refaa41f684e9eaa2">Projektplan</a> und die Kostenschätzung einzubringen.</p>
      <h5 id="toc630"><span class="SectionNumber">6.3.2.6.2 </span><a id="ref32dbf6ccc8aa1a"></a>Risiken und Maßnahmen überwachen</h5>
      <table cellspacing="0" id="Table2397Ctable" style="margin-top:0;margin-bottom:0;border-collapse:separate;border-spacing:0;table-layout:fixed">
        <tbody>
          <tr>
            <td class="first" style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTStandard">Themen:</p>
            </td>
            <td style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTStandard">Risikoliste:<a href="10e55f684ea4d04.html#ref1a0af69f0ae718">Identifizierte Risiken</a>, Risikoliste:<a href="10e55f684ea4d04.html#ref331ff69f0b54dc">Maßnahmenplan</a></p>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <p class="VModellXTTextbody">Der Status der Risiken und der Erfolg der Maßnahmen, die zur Behebung der Risiken eingeleitet werden, sind regelmäßig hinsichtlich ihres Erfolgs zu bewerten und, falls nötig, zu korrigieren. Für alle Risiken sind dabei die Veränderungen der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schadenshöhe abzuschätzen. Dies kann zu einer Änderung der →<a href="44e3fbda665f67.html#ref15da1f82553072b">Risikoklasse</a> führen. Risiken, die nicht mehr relevant sind, sind aus der Beobachtung herauszunehmen. Geplante Gegenmaßnahmen, speziell für Risiken, für die sich die Risikoklasse reduziert hat, sind zu überprüfen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">Die →<a href="44e3fbda665f67.html#ref1dd6f7a4be3794">Trigger</a> für das Einleiten der Maßnahmen sind zu überwachen und gegebenenfalls Maßnahmen einzuleiten.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">Bei kritischen Situationen sind die Risiken rechtzeitig an das Management zu melden. Die Berichterstattung über den aktuellen Stand der Risiken ist fester Bestandteil des →<a href="a166f684ea76d5.html#refa166f684ea76d5">Projektstatusbericht</a>s.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">Tritt ein Risiko ein, so ist im Normalfall ein Krisenmanagement erforderlich. Bei vorhergesehenen Risiken kann auf bereits geplante Maßnahmen zurückgegriffen werden. Handelt es sich um ein bisher nicht identifiziertes Risiko, ist Schadensbegrenzung zu betreiben. Im Hinblick auf Dokumentation, Berichterstattung und Überwachung sind diese Risiken genauso zu behandeln wie frühzeitig identifizierte Risiken.</p>
    </div>
    <div id="footer">
      <div class="up">
        <hr style="clear:both" />
      </div>
      <div class="down">[<a href="2695fb673beb99.html">Hoch</a>] [<a href="Projekt-V-Modell-XT.html">Anfang</a>] [<a href="e553fb2f37a148.html">Zurueck</a>] [<a href="caaff6cc973a5b.html">Weiter</a>] [<a href="11385fdbde3d712.html">Ende</a>] [<a href="Projekt-V-Modell-XT.html">Inhalt</a>] </div>
    </div>
    <div class="navbar">
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="Projekt-V-Modell-XT.html#toc0">Teil 1: Grundlagen des V-Modells</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="1054cfba6d7ffd6.html#toc35">Teil 2: Eine Tour durch das V-Modell</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="6aa6f7a07a969d.html#toc54">Teil 3: V-Modell-Referenz Tailoring</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="129acf7a07cbd9a.html#toc120">Teil 4: V-Modell-Referenz Rollen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="7b23f7a07ce3c8.html#toc150">Teil 5: V-Modell-Referenz Produkte</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="11432f7a07f9a6a.html#toc596">Teil 6: V-Modell-Referenz Aktivitäten</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="d77dfba6c7cc54.html#toc597">Einleitung</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="dbe1fba6c7da92.html#toc602">Überblick über das Aktivitätenmodell des V-Modells</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="3ad3fbe856ba00.html#toc603">Aktivitäten</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="3ad3fbe856ba00.html#toc604">Angebots- und Vertragswesen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="2695fb673beb99.html#toc610">Planung und Steuerung</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink4">
        <div class="link">
          <a href="12404f8b0b22e65.html#toc611">Projektfortschrittsentscheidung herbeiführen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink4">
        <div class="link">
          <a href="101ff69f1975cd.html#toc612">Projekthandbuch erstellen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink4">
        <div class="link">
          <a href="177fef6a925b8fc.html#toc619">QS-Handbuch erstellen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink4">
        <div class="link">
          <a href="d052fb2f3b0413.html#toc623">Projektmanagement-Infrastruktur einrichten und pflegen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink4">
        <div class="link">
          <a href="e553fb2f37a148.html#toc624">Schätzung durchführen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink4">
        <div class="current">
          <a href="138b1f69f1979c1.html#toc628">Risiken managen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink5">
        <div class="link">
          <a href="138b1f69f1979c1.html#toc629">Risiken und Maßnahmen identifizieren</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink5">
        <div class="link">
          <a href="138b1f69f1979c1.html#toc630">Risiken und Maßnahmen überwachen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink4">
        <div class="link">
          <a href="caaff6cc973a5b.html#toc631">Projekt planen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink4">
        <div class="link">
          <a href="1734ffb2f3d6351.html#toc638">Arbeitsauftrag vergeben</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink4">
        <div class="link">
          <a href="5bb3f97e7f87c1.html#toc639">Kaufmännische Projektkalkulation durchführen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="13be6fb673db721.html#toc646">Berichtswesen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="1232dfb6eb7bf52.html#toc655">Konfigurations- und Änderungsmanagement</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="19a8f6850f846d.html#toc675">Prüfung</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="68ff73ca99685.html#toc713">Ausschreibungs- und Vertragswesen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="113cfb6eb7ad2c.html#toc721">Anforderungen und Analysen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="12894fb6ec34938.html#toc739">Systemelemente</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="8795f694a342ab.html#toc748">Systemspezifikationen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="7bdcf6946e06d4.html#toc768">Systementwurf</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="14e9cf983c96c70.html#toc816">Logistikelemente</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="118c1fbe856be46.html#toc820">Aktivitätsindex (nach Aktivitätsgruppen)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="846cfc9d5bbe77.html#toc821">Aktivitätsindex (alphabetisch)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="184c8fbe856c12c.html#toc822">Abbildungsverzeichnis</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="fa7bf7a07cfd49.html#toc823">Teil 7: V-Modell-Referenz Konventionsabbildungen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="e696fba6d82de2.html#toc873">Teil 8: Anhang</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="e530fba6d8aff5.html#toc907">Teil 9: Vorlagen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="emptyDiv"></div>
    </div>
  </body>
</html>
